در دیدار مدیران شستا با دکتر نوبخت معاون رییس جمهورمطرح شد

مساعدت دولت در اتمام چند پروژه ملی شستا

در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آخرین وضعیت ۳ پروژه بزرگ ملی کشور(پروژه سد کوهرنگ، مترو کرج و پروژه سد چمشیرگچساران) بررسی و مقرر شد دولت مساعدتهای لازم را برای تسریع و اتمام این پروژه‌ها صورت دهد.

کد خبر: ۱۴۵۴۲۱

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۴

در این جلسه مهندس لطفی مدیرعامل شستا ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت‌ها، برنامه‌های راهبردی شستا ، موضوع واگذاری و خروج از بنگاه داری ( در فاز نخست عرضه ۱۰۵ شرکت که تاکنون بیش از یک چهارم از آنها به مرحله تفاهم نامه فروش و کار کارشناسی با خریداران رسیده است)و بویژه درخصوص آخرین وضعیت سه پروژه ملی که پیمانکاری انها توسط شرکت سابیر از شرکتهای تحت پوشش شستا درحال اجرا می باشد مطالبی را بیان کرد.

وی گفت :پروژه مترو کرج تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کار انجام شده است که شرکت سابیر نیز مبلغ زیادی مطالبات دارد و با توجه به اختصاص مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان توسط دولت در سال ۹۵ در صورت پرداخت به شرکت سابیر پروژه با برنامه زمانبندی شده پیشرفت خواهد داشت وباقیمانده پروژه در فاز یک مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

لطفی افزود: پروژه سد چمشیر با حجم ۲/۳ میلیارد متر مکعب که از بزرگترین پروژه های سد سازی وزارت نیرو می باشد از سال ۸۶ بدلیل عدم اختصاص منابع کافی تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت سابیر در صورت تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ سی درصد پیشرفت خواهد داشت و حجم کار انجام شده به ۷۰ درصد خواهد رسید.

پروژه سد چمشیر بعد از سد دز بزرگترین سد کشور خواهد بود که در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است.

مدیرعامل شستا در ادامه گزارشی از سد کوهرنگ به کارفرمایی وزارت نیرو (سومین پروژه ملی به پیمانکاری شرکت سابیر) دراستان چهارمحال و بختیاری ارایه کرد و گفت: قرارداد این پروژه که در سال ۸۸ به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان با شرکت آب منطقه ای استان اصفهان منعقد شده بود بدلیل تغییر طراحی اولیه پروژه توسط کارفرما و مسائل زیست محیطی وهمچنین عدم تخصیص اعتبار لازم تنها ۲۶ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: قرارداد اولیه براساس فهرست بهاء سال ۸۸ منعقد شده و براساس فهرست بهاء جدید حقوق قراردادی این پروژه علاوه بر مبلغ اولیه قرارداد تا ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داشت و پیش بینی شده است درصورت تامین اعتبار لازم از سوی دولت ظرف ۱۸ ماه پروژه خاتمه یابد و اوایل سال ۹۹ افتتاح شود.(هدف از ساخت این پروژه ملی تامین آب مورد نیاز کشاورزان استان اصفهان و چهار محال و بختیاری است).

مدیرعامل شستا با تاکید بر ملی بودن این پروژه ها خواستار مساعدت و همکاری تمام دستگاه های دولتی و تخصیص اعتبارات لازم ازسوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

همچنین لطفی در ادامه به موضوع بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ و موافقت دولت با اینکه سازمان تامین اجتماعی تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی با تضامین دولتی جهت تامین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران منتشر کند ، تصریح کرد: شستا ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در اسفند ماه ۹۶ منتشر کرداما بدلیل پر شدن سقف تضامینی که شستا قبلا بابت دریافت تسهیلات بانکی ارائه کرده و علاوه بر آن بابت انتشار این اوراق سهام شرکت های بورسی خود را به عنوان تضامین ارائه نموده که خواستار جایگزینی تضامین دولتی هستیم چراکه با این شرایط سقف تضامین شستا پر شده است.

مدیرعامل شستا درخصوص بازسازی و نوسازی دو شرکت چوب و کاغذ ایران و چوب اسالم که از شرکت های قدیمی شستا می باشند نیز به ترتیب ۱۰۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان منابع موردنیاز است که تامین اعتبار آن مورد استدعا ست.

این دو کارخانه قدیمی در استان گیلان مستقر هستند و در دولت نهم بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و شستا واگذار شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در پایان دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر نقش و اهمیت شستا در عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکر از اقدامات مهم انجام شده توسط مدیرعامل و هیات مدیره شستا اعلام کرد همه تدابیر و حمایت لازم برای اجرای سه پروژه ملی فوق و جایگزینی اوراق با تضامین دولتی و همچنین منابع مورد نیاز برای باسازی و نوسازی دو شرکت چوکا و اسالم صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام