ورزشگاه یادگار به شاه بازی هفته نمی‌رسد +عکس

باتوجه به شرایط موجود ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، بعید است که چمن این ورزشگاه برای برگزاری دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر شانزدهم آماده شود.

کد خبر: ۴۲۰۰۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز که از 15 خردادماه آغاز شده بود، در اجرای زیرساخت زمین به مراحل پایانی رسیده است و سیستم هیتینگ نیز در زمین اجرا شد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است امشب (دوشنبه) تست 48 ساعت سیستم هیتینگ آغاز شود و پیش از این هم تست کلکتورها صورت گرفته است. در صورت موفقیت‌آمیز بودن تست هیتینگ، مصالح URTC و RTC در زمین پهن خواهد شد که به ترتیب 13 و 12 سانتیمتر هستند تا سطح آن 25 سانتیمتر بالاتر بیاید و آماده پهن شدن چمن شود.

انجام تست هیتینگ که از امشب آغاز می‌شود به همراه پهن کردن مصالح URTC و RTC در زمین هرکدام دو روز به‌طول می‌انجامد که به این ترتیب یک هفته دیگر زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) آماده پهن شدن چمن خواهد بود. با آماده شدن چمن که قرار است از کشور ترکیه وارد شود، روزانه هزار متر چمن روی زمین پهن خواهد شد که با توجه به مساحت هشت هزار متری این کار نیز هشت روز زمان می‌برد.

اگر این برنامه در زمان تعیین شده اجرایی شود، تمام چمن تا 15 شهریورماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) پهن خواهد شد، اما پس از آن نیز زمین آماده برگزاری مسابقه نیست، چراکه چند روزی زمین چمن برای قوام پیدا کردن، تست نهایی و همچنین نهایی شدن شیب مناسب زمین چمن نیاز به زمان دارد تا آماده برگزاری مسابقه شود.

به‌نظر می‌رسد با این شرایط، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تا زمان دیدار هفته پنجم تراکتورسازی و پرسپولیس که 20 شهریورماه برگزار می‌شود، آماده شده باشد، اما شرایط برگزاری مسابقه در این ورزشگاه وجود ندارد، به این دلیل که پیمانکار ورزشگاه یادگار امام (ره) برای گرفتن استاندارد جهانی باید تمام مراحل تست چمن را اجرایی کند و اگر قرار به برگزاری مسابقه باشد، به مراحل اجرای کار آسیب خواهد رسید.

در زیر آخرین وضعیت زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را مشاهده می‌کنید: