طلا: ورزشگاه آزادی براساس الزامات AFC بازسازی می‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت که بازسازی و ایجاد تغییرات در ورزشگاه آزادی براساس الزامات و استانداردهای AFC انجام می‌شود.

کد خبر: ۵۷۲۱۲۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۸

حسین طلا، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره آخرین شرایط بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: قرار است که لوکس نورها از 1800 به 2500 افزایش پیدا کند. آزادی از جمله ورزشگاه‌هایی است که به صورت ثابت به دستگاه‌های VAR تجهیز خواهد شد. پله‌های اضطراری در حال تجهیز هستند و امیدواریم بتوانیم تا 15 شهریور ورزشگاه را برای حضور تماشاگران آماده کنیم. در اینجا کار مقاوم‌سازی، معماری و استانداردسازی را همزمان با هم داریم. این قسمت که تمام شد بعد قسمت شرقی و بعد از آن هم بخش‌های شمالی و جنوبی را ترمیم خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پاسخ به این سوال که دلیل اینکه کار بازسازی ورزشگاه آزادی پس از 10 ماه هنوز به اتمام نرسیده است؟ گفت: به لحاظ تاریخی تقریبا ماه 7 و 8 سال گذشته بود که وجهی به وزارت ورزش واریز شد ولی به دلیل مشکلات قانونی این وجه به سازمان برنامه برگشت داده شد و مجددا در ماه اسفند به شرکت توسعه رسید. نوع بودجه به گونه‌ای بود که تمام الزامات قانونی باید در آن رعایت می‌شد. در حال حاضر همه دست به دست هم داده‌اند تا این ورزشگاه آماده شود، کارهای اداری انجام شده، ان‌شاءالله اسناد قانونی را بیاورند وجه هم واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه ورزشگاه آزادی روزشمار دارد و مشخص است که چه زمانی این پروژه تکمیل می‌شود؟ عنوان کرد: کل پروژه و قراردادی که با قرارگاه خاتم داریم، 18 ماه است. البته در این موضوع که دو نکته موثر است. نکته اول نحوه تزریق منابع مالی و نکته دوم اجازه دادن به برگزاری بازی است. تنها مجموعه‌ای که در آن مسابقات ورزشی و برنامه‌های مختلف برگزار می‌کنیم ورزشگاه آزادی است و بابت این شرایط باید همه تجهیزات پیمانکار و مصالح خارج شود و فضای کارگاهی باید بسته شود و این موضوع باعث به وجود آمدن تاخیر در کار شود. اگر بتوانند به ما فرصتی بدهند و برنامه‌های کمتری در ورزشگاه آزادی داشته باشیم امیدواریم به آن زمان بندی که داریم برسیم.

طلا یادآور شد: تقریبا تا قبل از سال 1402 تعمیرات در ورزشگاه آزادی به صورت جزیی بوده و در سال 1402 هم در فرایندی تعمیرات انجام می‌شد اما به طور جدی از اردیبهشت امسال در قراردادی با قرارگاه خاتم بسته شد، با سرعت بیشتری کار انجام می‌شود. ما در حوزه عملیات اجرایی با مشکلاتی مواجه بودیم و برگزاری مسابقات بزرگترین مسئله ما بود. از 15 تیرماه کارگاه را ما کامل به مجموعه قرارگاه تحویل دادیم و کار را به سرعت جلو می‌برند. تمام تغییرات براساس الزامات AFC انجام می‌شود. قسمت‌های VIP، CIP، جایگاه خبرنگاران و ... با استانداردهای AFC تغییر می‌کنند.

انتهای پیام/